مدیر عامل راه آهن: طرح اتصال ریلی ایران به عراق برای اربعین در حال تکمیل است

مدیرعامل راه‌آهن کشور از پیشرفت طرح اتصال ریلی شلمچه به بصره خبر داد و گفت: اقدامات جدی برای بهره‌برداری از این مسیر در ایام اربعین انجام شده است.

کد خبر: ۴۷۹۹۶

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۶

جبارعلی ذاکری در جریان بازدید از ایستگاه ریلی شلمچه اعلام کرد: اتصال ریلی شلمچه به بصره از چندین سال گذشته در برنامه کاری قرار گرفته است و در ۶ ماه اخیر توافقات مهمی با دولت و راه‌آهن عراق صورت گرفته است.

مین‌روبی و احداث پل متحرک روی اروند

وی با اشاره به مسئولیت ایران در مین‌روبی مسیر گفت: از حدود ۱۴ تا ۱۵ کیلومتر از مسیر نیازمند به مین‌روبی، هشت کیلومتر آن انجام شده و تا سه ماه آینده به پایان می‌رسد.

وی همچنین به احداث بزرگترین پل متحرک روی اروند اشاره کرد و افزود: قرارداد این طرح سه‌ ساله است و با حل مشکلات مالی، کارها با سرعت پیش می‌رود و همچنین اولین شمع‌های پل نیز نصب شده است.

توسعه ایستگاه شلمچه برای اربعین امسال

مدیرعامل راه‌آهن کشور با بیان اینکه توسعه ایستگاه شلمچه در دست اجراست ابراز امیدواری کرد: تا اربعین امسال حداقل ۲ خط و یک سکو در این ایستگاه به بهره‌برداری برسد تا مردم بتوانند از خط ریلی تا مرز عراق استفاده کنند.

وی ادامه داد: ۱۶ کیلومتر ریل‌گذاری جدید نیز در این مسیر نیاز است که تلاش بر این است بخش عمده آن تا اربعین تکمیل شود.

افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی به ۱۰۰ درصد

ذاکری از ۲ برابر شدن ظرفیت حمل‌ و نقل ریلی از اهواز به شلمچه نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود ترکیبی بودن سفرها در اربعین امسال، برای ارائه خدمات بهتر تلاش می‌شود.

وی در پایان از توافق با راه‌آهن عراق برای زیرسازی مسیر خبر داد و گفت: چندین پیمانکار برای احرای این طرح مدنظر بوده و قرار است از اردیبهشت ماه کار اجرایی آغاز شود و امید است با تکمیل این طرح، زائران اربعین بتوانند با سهولت بیشتری از مسیر ریلی استفاده کنند.

منبع؛ ایرنا